conto finale
In questa pagina vengono visualizzati i dati dell'Appalto e della contabilità dei lavori.
Campi del Conto finale nella parte sinistra:
Campi modificabili
Note conclusive : campo alfanumerico per l'inserimento delle note conclusive della D.L.
Data : data della redazione del Conto finale
Campi NON modificabili
Lavori di: campo alfanumerico multilinea, ricavabile dal preventivo, riferito all'oggetto del Progetto
Committente: campo alfanumerico per l'inserimento dei dati del Committente dell'Opera.
Progettista : campo alfanumerico per l'inserimento dei dati del progettista.
Direttore dei Lavori : campo alfanumerico per l'inserimento dei dati del Direttore dei Lavori.
Impresa : campo alfanumerico per l'inserimento della Ragione Sociale dell'Impresa che si è aggiudicata i Lavori
Lavori da Cronoprogramma ed Atti aggiuntivi : griglia scorrevole elencante tutti i lavori eseguiti.
Somme a disposizione : confronto fra le somme a disposizione ed IVA fra preventivo e consuntivo.
Campi della parte a destra:
Campi modificabili
sospensioni gg. : giorni di sospensione dei lavori
Proroga gg. : giorni di proroga dei lavori
Fine Lavori : data della fine dei lavori
Campi NON modificabili
Data contratto : la data in cui è stato stipulato il contratto
Data Consegna : data della consegna dei luoghi
Inizio lavori : data dell'inizio dei lavori
Data Scadenza : data della fine lavori prevista inizialmente
Giorni utili : calcolati dal programma i giorni occorrenti per completare le opere
Nuova scadenza : data prevista per l'ultiumazione dei lavori considerando le sospensioni e le proroghe
Giorni in + / - : giorni di anticipo o ritardo nell'ultimazione dei lavori calcolati dal programma
Importo base : importo derivante dallla stima dei lavori
Variazione% : variazione percentuale in più o in meno dell'Importo base
Importo variaz. : importo del rbasso o del rialzo
Importo Appalto : importo derivante dall'Importo base diminuatio o maggiorato della percentuale di Variazione%
L'importo dell'Appalto, della variazione, dell'importo della variazione, viene calcolato dal programma in base ad uno dei dati immessi, per esempio se si mette l'Importo Appalto verranno calcoli la vVariazione% e l'Importo della variazione.
Importo per la sicurezza : l'importo necessario per attuare tutte le norme di sicurezza durante l'esecuzione delle opere, questo importo è stato contabilizzato separatamente in quanto non soggetto a ribasso d'asta.
Atti Aggiuntivi : numero degli atti aggiuntivi al Contratto ed importo totale al netto della variazione d'asta
Premio per anticipata consegna : importo giorno - importo totale
Totale : Importo totale dei lavori e delle prestazioni eseguite.
a Dedursi:
Totale pagato : totale all'ultimo SAL
Penale per ritardata consegna : importo giorno - importo totale
Altre deduzioni per : eveltuali altre deduzioni con campo descrittivo ed importo
Totale deduzioni : importo totale delle deduzioni
Restano a Credito dell'Impresa : importo al netto delle deduzioni
IVA per : importo dell'IVA sulla base dell'aliquota inserita nell'Anagrafica Appalto
Totale a Pagare : Importo da corrispondere all'Impresa a saldo di ogni suo avere.
Sotto questi dati vengono visualizzati i risultati dei calcoli all'ultimo SAL, i dati non sono modificabili.
Modifica e Memorizzazione per modificare i dati premere il pulsante <modifica> oppure posizionarsi sul campo da modificare, efftuata la modifica premere sul pulsante <salva>.
premendo questo pulsante viene eseguito un ricalcolo dei totali del Conto finale.