Anagrafica Appalto
In questa pagina si inserisco i dati dell'Appalto dei quali la prima parte descrittiva viene ricavata dal Progetto con , tutti i dati acquisiti possono essere modificati.
I Campi dell'Anagrafica Appalto sono:
Intestazione : campo alfanumerico ricavabile dal preventivo
Altre instestazioni: campo alfanumerico multilinee, ricavabile dal preventivo, per l'indicazione della Provincia e di altri Enti Territoriali.
Descizione dai Lavori di appalto: campo alfanumerico multilinea, ricavabile dal preventivo, riferito all'oggetto del Progetto
Committente: campo alfanumerico per l'inserimento dei dati del Committente dell'Opera.
Progettista : campo alfanumerico per l'inserimento dei dati del progettista.
Direttore dei Lavori : campo alfanumerico per l'inserimento dei dati del Direttore dei Lavori.
Impresa : campo alfanumerico per l'inserimento della Ragione Sociale dell'Impresa che si è aggiudicata i Lavori
Sede Impresa : campo alfanumerico per l'inserimento dell'indirizzo dell'Impresa
Impresa INAIL di : campo alfanumerico, luogo dove l'Impresa è iscritta all'INAIL
Codice INAIL : campo alfanumerico, numero di iscrizione dell'Impresa all'INAIL
Nella parte di destra si inseriscono i dati numerici dell'appalto
Data contratto : la data in cui è stato stipulato il contratto
Registrato a : campo alfanumeriuco
Data Reg. : data della registrazione del contratto
Volume N. : identificativo del volume dell'archivio
Consegna : data della consegna dei luoghi
Scadenza : data della fine lavori
Inizio lavori : data dell'inizio dei lavori
Giorni utili : calcolati dal programma i giorni occorrenti per completare le opere
Importo base : importo derivante dallla stima dei lavori
Variazione% : variazione percentuale in più o in meno dell'Importo base
Importo variaz. : importo del rbasso o del rialzo
Importo Appalto : importo derivante dall'Importo base diminuatio o maggiorato della percentuale di Variazione%
L'importo dell'Appalto, della variazione, dell'importo della variazione, viene calcolato dal programma in base ad uno dei dati immessi, per esempio se si mette l'Importo Appalto verranno calcoli la vVariazione% e l'Importo della variazione.
Anticipo : se viene corrisposto un anticipo sui lavori
Num. Articolo Contratto per Pagamenti : il numero dell'Art. del contratto dove sono indicate le modalità di pagamento dei lavori
Ritenuta cauzionale : compo numerico intero, percentuale sui SAL trattenuta dal Committente a garanzia del buon esito dei lavori
Ritenuta per Anticipazioni : percentuale da applicare ai SAL per il recupero dell'eventuale anticipazione
Ritenuta per infortuni : percentuale sui SAL per garanzia sugli infortuni sul lavoro
Aliquota IVA sui Lavori% : percentuale IVA stabilita per i lavori appaltati.
Importo per la sicurezza : l'importo necessario per attuare tutte le norme di sicurezza durante l'esecuzione delle opere, questo importo sarà contabilizzato separatamente in quanto non soggetto a ribasso d'asta.
Sotto questi dati vengono visualizzati i risultati dei calcoli all'ultimo SAL, i dati non sono modificabili.
Somme a disposizione : viene acquisita dal preventivo
Penale per ritardata consegna : Art. del contratto - importo giornaliero
Premio per anticipata consegna : Art. del contratto - importo giornaliero
Modifica e Memorizzazione per modificare i dati premere il pulsante <modifica> oppure posizionarsi sul campo da modificare, efftuata la modifica premere sul pulsante <salva>.
premendo questo pulsante viene eseguito un ricalcolo dei totali dell'anagrafica.