GESTIONE CRONOPROGRAMMA
La redazione di un corretto Crono programma è indispensabile effetuare senza intoppi la Contabilità dei Lavori
premendo sul tasto viene creata una nuovo riga del cronoprogramma con numero progressivo in automatico, inserire la data di ultimazione e memorizzare col tasto , cosi creare tutti i numeri del cronoprogramma necessari che vengono visualizzati in alto a destra della finestra.
Posizionarsi col cursore sulla linea del cronoprogramma da riempire, il posizionamento viene evidenziato dal colore blu della cella.
Nella parte bassa della finestra, a sinistra, c'è la griglia dei riparti-gruppi precedentemente creata in progetto, muovendosi con la rotellina del mouse con il cursore posizionato sulla griglia o con le frecce poste sopra, sulla destra vengono visualizzati gli articoli dell'elenco prezzi collegati
Selezionare con la spunta i quadratini di tutti gli articoli da collegare al numero di cronoprogramma precedentemente selezionato. Scelti tutti gli articoli del gruppo premere su e gli articoli saranno inseriti nel cronoprogramma, fare la stessa cosa per altri gruppi-articoli dal inserire nello stesso numero di cronoPRG. Sarà calcolato l'importo totale degli articoli evindenziato nella griglia del cronoprogramma sotto - Importo.In.- Nella descrizione saranno inseriti i codici di tutti gli articoli facenti parte del numero di cronoprogramma. Nella griglia Articoli, nella colonna CPRG, per ogni articolo viene indicata l'appartenenza al numero di Cronoprogramma.
Procedere fino alla completa ultimazione del cronoprogramma.
Con dopo conferma si azzera la sola linea del conoprogramma selezionato e saranno scollegati gli articoli, naturalmente se la cancellazione avviene dopo avere iniziato la Contabilità dei Lavori non sarà possibile cancellare l'importo eseguito riferito al cronoprogramma che verrà aggiornato all'inserimento di altri articoli.